# Clover 总核销表（做完一项勾一项·任务只减不增）

> 孙总方法论载体：总核销表+分模块核销表，每模块小步快跑+高频check，门禁硬卡。
> 勾选规则：□未做 / ◐做了没验 / ✅真端到端验过(附证据) / ⏸️阻塞(等北哥定义)。
> **报"✅"必附证据。绝不信第一遍自评,每环必独立交叉核对(孙总:实测AI谎报"都做了"实际20-30%)。**
> 事实底座：勘验workflow wf_d4c1dbab-583（2026-06-12，6容器全Up，task41端到端312s成功）。

## 终点线（倩倩姐2026-06-12拍板·全量）
KR1链路连通 + KR2质量达标 + KR3自主可验 + KR4引擎补全(第2环+第11环) 全绿 = 全勾完。

---

> 🟢 全部7份模块核销表已细化到90分级(每份含 Ralph修改步骤 + auto/human验收清单 + 已吸收独立交叉验证修正⚠️)。

## P0 主链修真bug（第5环文案 + 第6环配图）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M0 | 模型探活(opus-4-8/gpt-5.5)→定模型 | — | — | ✅ 2026-06-12探活:opus-4-8/gpt-5.5/sonnet-4-5全HTTP200真可用,/models已列出。按拍板用opus-4-8(文案) |
| M1 | 第5环 写文案修bug | plans/核销-第5环-写文案.md | 🟢S1-S9/AC1-6 | □ |
| M2 | 第6环 配图修bug+3套 | plans/核销-第6环-配图.md | 🟢S1-S8/A1-A8(含A6b) | ✅ 2026-06-15 task62端到端真跑:3套A/B/C各2张入库,6张全1024×1536,瓶身只印素颜霜不P品牌词,背景干净无杂物,三套真拉开差异(A痛点/B场景/C成分背书),倩倩姐过目认可前后对比图能用。倩倩姐独立核对全绿 |

## P1 配套+底座（第8环审核 / 第12环归档 / 工程底座）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M3 | 第8环 审核(死链/打回回路) | plans/核销-第8环-审核.md | 🟢S1-S6/A1-A8 | □ |
| M4 | 第12环 归档(日期品类筛选/导出) | plans/核销-第12环-归档.md | 🟢S1-S8/A1-A12 | □ |
| M5 | 工程底座(5并发/magic/选标杆/置灰/lightbox) | plans/核销-工程底座.md | 🟢S1-S6/A1-A8 | □ |

## P2 引擎补全（第2环标杆 / 第11环裂变）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M6 | 第2环 标杆8特征分析 | plans/核销-第2环-标杆.md | 🟢S1-S12(S12拆a/b)/A1-A12 | ⏸️等北哥给8维 |
| M7 | 第11环 裂变(工作台内) | plans/核销-第11环-裂变.md | 🟢S1-S13(含S10.5)/AC1-12 | ⏸️等北哥给档位 |

## 🔴 跨模块迁移版本号统一（防三环撞008车）
008=brand_keyword(第5环) / 009=features_json+analyze_status(第2环) / 010=fission_tasks表(第11环) / 011=benchmark_ids+source_fission_id(第2环S12+第11环合并)

## 总验收（最高门禁）

| ID | 任务 | 状态 |
|----|------|------|
| Z1 | 一条龙真跑通(录屏为证) | □ |
| Z2 | 北哥抽检文案+图认可 | □ |

---

## 待北哥给的定义（卡P2，需提前要）
1. 标杆8特征具体哪8维
2. 裂变参考度档位(高/中/低)各意味多大改动、裂变维度可选哪些
3. 90分过滤后不足数量：展示不足 or 补充生成？
