# Clover 总核销表（做完一项勾一项·任务只减不增）

> 孙总方法论载体：总核销表+分模块核销表，每模块小步快跑+高频check，门禁硬卡。
> 勾选规则：□未做 / ◐做了没验 / ✅真端到端验过(附证据) / ⏸️阻塞(等北哥定义)。
> **报"✅"必附证据。绝不信第一遍自评,每环必独立交叉核对(孙总:实测AI谎报"都做了"实际20-30%)。**
> 事实底座：勘验workflow wf_d4c1dbab-583（2026-06-12，6容器全Up，task41端到端312s成功）。

## 终点线（倩倩姐2026-06-12拍板·全量）
KR1链路连通 + KR2质量达标 + KR3自主可验 + KR4引擎补全(第2环+第11环) 全绿 = 全勾完。

---

> 🟢 全部7份模块核销表已细化到90分级(每份含 Ralph修改步骤 + auto/human验收清单 + 已吸收独立交叉验证修正⚠️)。

## P0 主链修真bug（第5环文案 + 第6环配图）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M0 | 模型探活(opus-4-8/gpt-5.5)→定模型 | — | — | ✅ 2026-06-12探活:opus-4-8/gpt-5.5/sonnet-4-5全HTTP200真可用,/models已列出。按拍板用opus-4-8(文案) |
| M1 | 第5环 写文案修bug | plans/核销-第5环-写文案.md | 🟢S1-S9/AC1-6 | ◐ 本体做了(随基线6a2632d,LLM生成+7维AI评委+合格线80+先展示后台补三链齐全:tasks.py:108/pipeline_io.py:136/replenish_task.py)。质量优化循环(text_variants.py:136)暂关等北哥prompt。**独立仓无专项commit,需补端到端验证标✅** |
| M2 | 第6环 配图修bug+3套 | plans/核销-第6环-配图.md | 🟢S1-S8/A1-A8(含A6b) | ✅ 2026-06-15 task62端到端真跑:3套A/B/C各2张入库,6张全1024×1536,瓶身只印素颜霜不P品牌词,背景干净无杂物,三套真拉开差异(A痛点/B场景/C成分背书),倩倩姐过目认可前后对比图能用。倩倩姐独立核对全绿 |

## P1 配套+底座（第8环审核 / 第12环归档 / 工程底座）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M3 | 第8环 审核(死链/打回回路) | plans/核销-第8环-审核.md | 🟢S1-S6/A1-A8 | □ |
| M4 | 第12环 归档(日期品类筛选/导出) | plans/核销-第12环-归档.md | 🟢S1-S8/A1-A12 | □ |
| M5 | 工程底座(5并发/magic/选标杆/置灰/lightbox) | plans/核销-工程底座.md | 🟢S1-S6/A1-A8 | □ |

## P2 引擎补全（第2环标杆 / 第11环裂变）

| ID | 任务 | 模块核销表 | 细化 | 状态 |
|----|------|-----------|------|------|
| M6 | 第2环 标杆8特征分析 | plans/核销-第2环-标杆.md | 🟢S1-S12(S12拆a/b)/A1-A12 | ◐ **引擎双路径端到端真验完成**(2026-06-16 c1ac2a6):①文本路径(手填亮点)8维齐全conf0.9 ②截图vision路径(真喂4.7MB素颜霜图)source=vision真读图,识别三段式卖点/√图标/大字报模板/办公背景,看不到的诚实标"截图未体现"。features_json落库done。端点健壮(404/422/读图失败降级/key缺失提示)。**剩非引擎本体待办:①北哥过目8维草案标✅满分 ②第5/6环消费features_json对标(接线,归M6下游或随M1/M2)**。8维=banana不变量+俊达配方+3链接 |
| M7 | 第11环 裂变(工作台内) | plans/核销-第11环-裂变.md | 🟢S1-S13(含S10.5)/AC1-12 | □ 代码:只有model骨架(fission.py)+迁移010/011,**service/API/worker全无**,"1爆款→N套笔记包"流程不存在。**档位不等北哥**:banana有现成裂变流程可移植,参考链接已有link_url字段(benchmarks.py:81可手录),先移植打通再请北哥定档位微调 |

## P3 前端打通+飞轮（2026-06-16 九文档审核结论·按序逐条修）

> 来源：倩倩姐扒的对标文档+另一AI建议，经3独立agent交叉验证。合5桶。门禁同上。
> 排期：倩倩姐2026-06-16拍板"全都需要修，按顺序一个一个往下修"。

### 桶A 必须做（主链可用性，最先修）
| ID | 任务 | 根据 | 状态 |
|----|------|------|------|
| A1 | Sidebar 4个死链路由(/tasks /images /tasks/build /tasks/list 全不存在) | Sidebar.tsx确证 | ✅ 2026-06-16 删4死链+补回/review审核台(限supervisor+admin),tsc全量EXIT0,commit 77f52e7 |
| D1 | 改稿进飞轮(SignalType.text_edit + TextCandidate.edited + 改稿端点走task_actions) | 最强真实信号 | ◐ 后端✅2026-06-16端到端真跑(edited False→True+飞轮信号落库weight=5,实测抓出ENUM未同步bug已修,commit e3fb6f2)。**前端改稿框入口攒批做(倩倩姐2026-06-16:后端先串完前端攒批)** |
| C2 | 审核界面显分(读score_json总分,不读eval_score NULL列) | 审核可判断 | ✅ 2026-06-16 review.py复用_score_array_to_obj算总分+7维,ReviewCard接ScoreDimBars(passLine=80红线),端到端验task40返回total=83,新旧维度兼容,commit ea423e8 |
| B7 | 事件处理补齐(SSE/轮询状态流转) | 前端诊断 | ✅ 2026-06-16 核实已做无缺口:SSE签ticket换JWT(?ticket=合规红线)+useSse消费progress/done/error全链+轮询兜底,后端事件发布到位,标绿 |
| B6 | 错误态呈现(status=failed前端可见) | 前端诊断 | ✅ 2026-06-16 后端加TaskStatus.FAILED终态+异常区分重试中vs耗尽(耗尽落failed不retry)+014迁移ALTER status ENUM;前端fatalError state+useSse error不再静默丢+FatalErrorBanner提示+failed标签(列表/历史页可见,history纳入HISTORY_STATUSES),tsc EXIT0 |

### 桶B 飞轮专项（产品最大亮点·做扎实+前端呈现）
| ID | 任务 | 守的底线 | 状态 |
|----|------|---------|------|
| E12 | AI评图分进飞轮:仅"生成时筛选+前端展示X分已入飞轮" | 权重只认真实信号(选/改/审),eval_score留NULL铁律 | □ |
| FV | 飞轮可视化=轻量化关键节点反馈(让客户感到确实越用越好) | 不做独立飞轮主视图大页(砍E01) | □ |

### 桶C 接线（数据流薄，主链通后接）
| ID | 任务 | 状态 |
|----|------|------|
| B1 | 图片按strategy分组(generationStore现一维平铺) | □ |
| C1 | 任务看板 | □ |
| B2/B3/B4/B5 | 前端数据流补齐 | □ |
| C3/C4 | 展示层补薄 | □ |

### 桶D 踩刹车（砍/缓，防堆伪需求偏离纵切片）
| ID | 任务 | 裁决 |
|----|------|------|
| E04 | 竞品笔记数据监控 | ✅砍(自动抓小红书=合规反爬红线,倩倩姐2026-06-16拍板) |
| E02/E13/E05/E08/E01/E22 | 各类增强 | ⏸️二三期或砍,本轮不做 |

### 桶E 需补充（缺口补全）
| ID | 任务 | 状态 |
|----|------|------|
| 补1 | 上传主图校验(必含产品瓶身,防质地图/手臂图当主图) | □ |
| 补2 | status=failed 完整处理(后端+前端) | ✅ 同B6(2026-06-16),后端FAILED终态+前端可见,commit 1b48875/ffc213f |
| 补3 | git版本兜底 | ✅2026-06-16已建Clover独立仓库,基线6a2632d |
| D2 | 数据复盘(飞轮喂料可见) | □ |
| D3 | 爆款解析(并入M6标杆) | ⏸️随M6 |

---

## 🔴 跨模块迁移版本号统一（防三环撞008车）
008=brand_keyword / 009=benchmark_analyze_fields(含features_json) / 010=fission_tasks表 / 011=task_benchmark_fission_fields / 012=product_target_audience / 013=text_candidate edited+signal_type ENUM补text_edit(D1已落) / **014=generation_tasks.status ENUM补failed(B6已落)**。下一个可用=015。

## 总验收（最高门禁）

| ID | 任务 | 状态 |
|----|------|------|
| Z1 | 一条龙真跑通(录屏为证) | □ |
| Z2 | 北哥抽检文案+图认可 | □ |

---

## 待北哥确认（不是干等·先提炼草案再请北哥过目）
1. 标杆8特征具体哪8维 → **我先从banana结构+俊达逻辑+3链接提炼8维草案,北哥只需过目确认/微调**
2. 裂变参考度档位(高/中/低)各多大改动、裂变维度可选哪些 → **先移植banana裂变流程打通,再请北哥定档位**
3. ~~90分过滤后不足数量~~ → **已定:合格线80(红线)+先展示后台补,已实现,此条作废**
